---
type: process_stage
tags: [项目管理流程, 阶段1, 业务需求, VibeCoding, 需求完整]
aliases: [业务需求完整形成, 提需求, 需求梳理, Gate 1]
source: AI_驱动_内部系统开发流程_V3.docx
status: active
owner: 业务主管 / 业务人员
updated: 2026-05
---

# 阶段1 业务需求完整形成

## 核心目标

业务侧通过 Vibe Coding 跑完整需求。阶段1追求需求完整，不追求产品完善。

## 负责人

- 业务主管
- 业务人员

## 输入

- 阶段0入口分级结论。
- 业务痛点、业务目标、现有流程。
- 业务人员真实操作经验。

## 关键动作

- 梳理主流程。
- 明确日常操作页面结构。
- 盘点功能页面和按钮。
- 补充分支流程。
- 补充异常流程。
- 使用 Vibe Coding 生成或验证需求原型。
- 记录页面验证结果。

## 输出/交付物

- `01_主流程说明.md`
- `02_日常操作页面结构.md`
- `03_功能页面按钮盘点表.md`
- `04_分支流程_XXX.md`
- `05_异常流程_XXX.md`
- `06_VibeCoding页面验证记录.md`

## 检查清单

- [ ] 主流程是否能从开始走到结束？
- [ ] 日常操作入口是否清楚？
- [ ] 页面、按钮、字段是否大致完整？
- [ ] 分支流程是否由真实业务人员补充？
- [ ] 异常流程是否覆盖无负责人、超时、数据缺失等情况？
- [ ] Vibe Coding 原型是否经过业务侧走查？
- [ ] 是否明确哪些内容只是原型，不可直接进入生产？

## 风险点

- 只描述主流程，漏掉分支和异常。
- 把 Vibe Coding 页面当成可生产代码。
- 业务主管只给方向，没有安排业务人员补充真实操作细节。
- 页面、按钮、字段未盘点，导致阶段2和开发阶段返工。

## Gate 1 通过标准

需求完整通过：主流程、分支、页面、按钮、字段、状态大致完整。

## 常见问题

### 阶段1追求什么？

追求需求完整，不追求产品完善。页面可以粗糙，但业务流程、分支、异常、按钮、字段不能漏大块。

### Vibe Coding 页面能不能直接上线？

不能。Vibe Coding 页面只是需求原型，不直接进入生产。

## 关联条目

- [[阶段0_项目入口分级]]
- [[阶段2_高保真模型与业务对象确认]]
- [[角色职责矩阵]]
- [[阶段交付物清单]]
